# 2026-08-19, 아홉 번째 세션 — 핸드오버 준비, `session-summary.md`/`ROADMAP.md` stale 대청소

**요약**: 사용자가 "quad-roblox-types도 base 문서에 짧게 언급해둘까,
핸드오버 준비해줘, 빠진 게 있으면 적절히 적어달라"고 요청. 확인해보니
`quad-roblox-types`는 직전 세션에 이미 `quad-types-plan.md`에 반영돼
있었으나, 감사 과정에서 훨씬 큰 두 가지 실제 공백을 발견 — (1)
`session-summary.md`에 오늘 세션 5개(04~08)의 색인 항목이 통째로 빠져
있었고, (2) `CLAUDE.md`/`project-context.md`/`ROADMAP.md`가 "구현 아직
시작 전"이라는 낡은 전제를 그대로 깔고 있었는데 실제로는 오늘 M0(스파이크
4개)/M1(스캐폴딩) 전부가 이미 완료·커밋된 상태였음. 둘 다 발견 즉시
반영, 감사 라운드로 재검증까지 마침.

## 1. `quad-roblox-types` 확인

`base/quad-types-plan.md`의 "남은 것" 절에 이미 백로그로 적혀 있음을
확인(직전 세션 산출물). 추가로 두 곳에 짧은 포인터만 보강 —
`todos.md` 4번 백로그(다른 미래 패키지 아이디어들과 나란히), `ROADMAP.md`
M5 섹션 상단(구현 관례 각주: quad-roblox 공개 타입은 지금부터 단일 파일에
몰아둘 것). 개수/설명 자체는 `quad-types-plan.md`가 계속 유일한 소스.

## 2. `session-summary.md` 색인 공백 발견·수정

`.claude/session/` 폴더엔 오늘 파일이 01~08까지 있는데
`session-summary.md`엔 01~03만 있었음(04~08 다섯 개 누락). 각 세션 파일
상단 "요약" 단락을 압축해 5개 항목 신설. 그 과정에서 session-04 항목이
그 세션 §5(커밋 후 후속 — Rojo/symlink 검증, 스파이크 13→13/22 분리,
에디터 새 솔버 설정 확정)를 놓치고 있는 것도 감사가 잡아내 보강.

## 3. `ROADMAP.md`/`CLAUDE.md`/`project-context.md` 대규모 stale 발견

감사 라운드가 지적: `CLAUDE.md`/`project-context.md`가 "[2026-08-16
기준] 지금은 설계/계획 단계이고 구현은 아직 시작 전"이라고 서술 중인데,
오늘 커밋 로그(`205af32`~`5dfc9b9`, 총 10개)를 보면 M0 스파이크 4개
전부와 M1 스캐폴딩 대부분이 이미 끝나 있었음 — `quad-base/src/init.luau`에
동작하는 `New()`/`RunInit`/`AddPlugin`이 실존, smoke 테스트도 전부 PASS.

`Explore` 서브에이전트로 각 M0/M1 체크박스를 하나하나 실측 대조(과대평가
방지):
- **M0 4개 전부 통과** — `luau-test/done/05`(다이아몬드 전파, 현행
  모델로 재작성됨)/`08`(Source⊇State 제네릭)/`03`(재귀 재-process
  디스패치)/`01`+`02`+`13`+`22`(props 두 패스+PreRef/PostRef)/`06`
  (컴포넌트 경계 `or None` 관용구).
- **M1 5개 중 4개 확실히 완료, 1개는 항상 충족돼 있던 조건으로 판명** —
  폴더+`pesde.toml`(단 체크박스 텍스트가 `wally.toml`로 stale — pesde
  전환 반영해 정정), `default.project.json`/`.luaurc`, mock 테스트
  하네스, `New()`/`RunInit`. `qa-request/`/`archive/` "실사용 시작"
  항목은 실제로 M1 이전부터 이미 계속 쓰이고 있어 조건이 항상 참이었음
  (모호했던 문구를 명시적으로 정리).

**반영**: `ROADMAP.md` 상단 배너 갱신(M0/M1 완료, M2 착수 예정), M0/M1
체크박스 전부 `[x]` + 근거 스파이크 파일명 추가, "통과 기준"의 하드코딩된
개수("세 개 다") 제거(개수는 `luau-test/STATUS.md`가 소스), M5 섹션에
`quad-roblox-types` 관례 각주. `CLAUDE.md`/`project-context.md` 머리말을
"M0/M1 완료, M2 착수 예정"으로 갱신. `README.md`/`project-context.md`의
`feedback/` 폴더 부재 설명도 "구현 시작 전이라서"에서 "M0/M1 스캐폴딩만
으론 안 생기고 실사용 단계부터"로 정정(폴더가 없다는 결론 자체는 그대로,
근거만 정확하게).

## 4. 감사 루프

핸드오버 체크리스트대로 라운드를 나눠 진행(전부 `quad-doc-auditor` 단독
호출, 병렬 없음):
1. `type-version-check`/`CheckedQuad<T, Pattern>` 관련 변경 감사 3라운드
   (직전 턴에서 이미 완료 — 1라운드 5건, 2라운드 3건 발견·수정, 3라운드
   무발견으로 수렴).
2. `session-summary.md`/`todos.md` 신규 변경 감사 1라운드 — 위 3번 항목의
   대규모 stale(CLAUDE.md/project-context.md/ROADMAP.md)을 여기서 발견.
3. ROADMAP/CLAUDE.md/project-context.md 수정분 재감사 1라운드 — 무발견,
   여기서 종료.

`python3 .claude/tools/doc-check.py`는 전 과정에서 ERROR 0 유지(기존
WARN 8건은 이 세션과 무관한 사전 부채).

## 다음에 확인할 것

없음 — M2(디스패치 엔진) 착수가 다음 마일스톤. M2 진입 전 필독 문서는
`ROADMAP.md` 상단 배너와 `todos.md` 0번이 이미 안내하고 있음(`typing-limits.md`/
`dispatch-core-plan.md`).
